Conecte-se!

Nesta aula, aprenderemos quais são os tipos de atividades nas simulações 4D, como configurar novos tipos de atividades e algumas formas de visualização da simulação 4D. O entendimento acerca dessas etapas é fundamental para a comunicação assertiva do planejamento da obra.

# Tipos de atividades nas simulações 4D

Por padrão, o Navisworks possui três configurações básicas de tarefas que podem ser atribuídas às atividades do planejamento, são elas:

- Atividades de construção: por padrão, os elementos dessas atividades aparecem na simulação na cor verde durante o período em que a atividade está sendo executada. Após a construção, ficam com a aparência original do modelo 3D. São exemplos desse tipo de atividade a execução da concretagem, alvenaria, cobertura, etc.
- Atividades de demolição: os elementos dessas atividades aparecem na cor vermelha no período em que a demolição ocorre, segundo o cronograma. Após o fim da demolição, esses elementos deixam de aparecer na simulação. As demolições realizadas na construção antes do início da obra são exemplos desse tipo de atividade.
- Atividades temporárias: os elementos dessas atividades aparecem na simulação na cor amarela no período em que ocorrem na obra e deixam de aparecer na simulação após o seu fim. São exemplos de atividades temporárias a montagem de andaimes, a colocação de fôrmas para concretagem, a mobilização do canteiro, dentre outras.

A Figura 1 a seguir mostra, para cada tipo de atividade que vem configurada como padrão, as configurações no início e no fim da sua execução no planejamento.

A seguir, vamos revisar alguns tipos de atividades que podemos associar aos pacotes de trabalho do planejamento no modelo BIM 4D. Esses são os tipos de atividades que vêm configuradas por padrão no software Navisworks, mas também é possível criar novas configurações de atividades, de acordo com o que se deseja representar na simulação.

# Planejamento no modelo BIM 4D

Leia as informações a seguir e clique em cada card para visualizar as atividades associadas aos pacotes de trabalho do planejamento no modelo BIM 4D.

Atividades de construção

Iniciam na cor verde e terminam com a aparência original do modelo 3D.

Atividades de
demolição

Iniciam na cor vermelha e terminam “desaparecendo” da simulação.

Atividades
temporárias

Iniciam na cor amarela e terminam “desaparecendo” da simulação.

Também podemos criar configurações diferentes para os tipos de atividades. Assim, podemos utilizar cores para representar, por exemplo, atividades atrasadas, adiantadas, conforme o cronograma, ou atividades futuras. Esse é um dos pontos que iremos ver no vídeo a seguir.

# Atividades no Navisworks

Assista ao vídeo a seguir mostrando como adicionar outros tipos de atividades no Navisworks e como visualizar a simulação na aba simulate.  Clique no play e confira!

No modelo BIM 4D podemos visualizar não somente a simulação do planejamento da obra, mas também o modelo conforme executado, possibilitando a realização de comparações entre o previsto versus realizado, como veremos na sequência.

# Formas de visualização de simulações em software com suporte para BIM 4D

Leia o conteúdo da tela e avance para visualizar as demais!

Pense a respeito!

Nesta aula, vimos que existem diversas formas de comunicar o planejamento da obra e representar as atividades de acordo com o seu tipo ou status. Não devemos esquecer que o significado das cores que usamos para as atividades tem importância na comunicação do status da obra, especialmente quando desejamos representar atividades atrasadas ou adiantadas. Você já reparou, por exemplo, que a cor vermelha muitas vezes é utilizada para chamar atenção de algo, enquanto o verde muitas vezes representa algo que está ocorrendo como previsto?

Referências

DODDS, Jason; JOHNSON, Scott (Autor). Mastering Autodesk Naviswork 2013. Indianapolis (Indiana): John Wiley & Sons, 2012.