Conecte-se!

O planejamento de obras através de modelos federados é um dos usos BIM que podem agregar valor aos cronogramas tradicionais, tornando-os mais confiáveis e transparentes. Nesta aula, vamos aprender algumas características de cronogramas e como associá-los ao modelo BIM.

# Cronograma de Gantt

Você poderá visualizar as atividades e respectivas datas de início e fim por meio do cronograma de Gantt, assim batizado em homenagem ao engenheiro norte-americano Henry Gantt, que introduziu o cronograma de barras como ferramenta de controle na construção de navios cargueiros no início do século XX.

O cronograma de Gantt é um gráfico simples: à esquerda, figuram as atividades e, à direita, suas respectivas barras desenhadas em uma escala de tempo. O comprimento da barra representa a duração da atividade, cujas datas de início e fim podem ser lidas nas subdivisões da escala de tempo.

Pela sua facilidade de construção e interpretação, o Cronograma de Gantt é uma das ferramentas mais utilizadas na construção civil e atualmente pode ser gerado automaticamente através dos principais softwares de planejamento. Um exemplo simples de Cronograma de Gantt será visto a seguir.

# Gráfico de Gantt para as atividades de execução de um bloco de fundação

Em softwares BIM 4D, após a importação do planejamento da obra, é possível visualizar informações como: nome da atividade, datas de início e fim, além do Cronograma de Gantt, como será mostrado a seguir.

Analise a imagem a seguir e visualize as informações de planejamento importadas para o Navisworks. À direita é possível ver o Cronograma de Gantt, enquanto à esquerda estão as atividades e suas respectivas datas de início e término. Clique e arraste a linha indicadora para visualizar os diferentes estágios!

Após importar o modelo 3D e o planejamento da obra para o software BIM 4D, é chegada a hora de associar cada atividade do planejamento aos elementos do modelo 3D. Vamos entender um pouco sobre esse processo a partir de agora.

# Associação entre cronogramas e modelos BIM

Uma das principais atividades na elaboração de um modelo BIM 4D é a vinculação de cada atividade do cronograma a um grupo de elementos do modelo que faz parte daquela atividade. Para isso, precisamos selecionar os grupos de elementos e associá-los à sua respectiva atividade. Por exemplo: podemos associar um grupo de pilares à atividade de concretagem de pilares.

O gerenciamento dos conjuntos de elementos é de fundamental importância na organização dos dados de um modelo 4D. Quanto maior for o empreendimento, maior será a necessidade de se parametrizar as funções dos softwares, pois a busca automatizada de itens auxilia na economia de tempo durante as seleções. Na maioria das vezes, selecionar objetos através do mouse não é uma tarefa eficiente e confiável, por isso, é preferível buscar os itens de acordo com critérios estabelecidos.

Uma das ferramentas mais importantes no software Navisworks — para auxiliar na automatização do vínculo entre o planejamento e o modelo BIM — é o recurso Find Items (em português, localizar itens). Através de regras pré-determinadas, é possível utilizar esse recurso para encontrar e selecionar, de forma automatizada, os elementos do modelo que são de interesse, como você verá no vídeo a seguir.

# Como encontrar elementos?

Assista ao vídeo a seguir sobre como encontrar elementos. Clique no play e confira!

Pense a respeito!

Nesta aula, vimos algumas informações possíveis de serem extraídas ao importar um planejamento de obras para um software de federação de modelos. Vimos também que existem recursos que podem auxiliar na seleção automática de elementos no software da federação. Esse tipo de automatização pode não fazer tanta diferença quando se trata de empreendimentos pequenos. Mas você consegue imaginar o trabalho que pode ser poupado quando se trata de um prédio de 20 pavimentos, por exemplo?

Referências

Mattos. A. D. Planejamento e Controle de Obras. São Paulo: PINI, 2010.