Conecte-se!

Nesta aula, aprenderemos o que é e como é gerado o cronograma físico-financeiro, um dos principais produtos obtidos a partir do orçamento e do planejamento da obra. Também vamos conhecer outros dois recursos igualmente importantes: o histograma de custos e a Curva S.

# Cronograma físico-financeiro

Com base em planilhas de orçamentação de projeto, pode-se montar o cronograma físico-financeiro da obra. O cronograma físico-financeiro está associado ao cronograma de execução das atividades da obra e é detalhado de acordo com a Estrutura Analítica de Projeto (EAP) em seus diferentes níveis.

Determina-se o peso das atividades no orçamento dividindo-se o custo orçado da atividade pelo custo total do projeto, obtendo-se, assim, a participação percentual de uma atividade no projeto. O custo das atividades de cada nível da EAP é distribuído ao longo das suas respectivas durações. Geralmente, utiliza-se para isso o gráfico de barras representando o cronograma de execução da obra.

Dessa forma, os valores distribuídos são sumarizados período a período, representando a correlação entre os serviços a executar em um dado período e o seu custo. A partir daí, pode-se então construir o histograma de custos do projeto e, acumulando-se os valores de cada período, traçar a Curva S de custos, que servirá para o acompanhamento da execução financeira do projeto.

Para tornar os conceitos apresentados mais claros, no exemplo a seguir, você verá um cronograma físico-financeiro simples e como, a partir dele, podemos obter dois outros gráficos importantes para uma obra: o histograma de custos e a Curva S.

# Dados do orçamento dispostos em cronograma físico-financeiro, histograma e Curva S.

Clique a seguir, leia o conteúdo da tela e avance para visualizar as demais!

Agora, vamos fazer um rápido exercício para fixar os conhecimentos obtidos até então. Com base no cronograma, histograma e curva S vistos acima, tente responder à questão a seguir.

# Principais usos do modelo BIM federado

Leia a seguir e solucione a situação proposta. Em seguida, clique para visualizar a proposição de resposta e compare sua solução com a que foi apresentada

De acordo com os dados do orçamento apresentados acima, qual seria o custo da obra entre os meses 5 e 8?

Pense a respeito!

Nesta aula, vimos como utilizar dados do orçamento para gerar o cronograma físico-financeiro, além de gráficos como o histograma e a Curva S. Com base no conteúdo visto, como você imagina que um cronograma físico-financeiro pode auxiliar no gerenciamento de uma obra?

Referências

LIMMER, Carl V. Planejamento, orçamentação e controle de projetos e obras. Rio de Janeiro: LTC, 1997.

MATTOS, A. D. Como preparar orçamentos de obra . São Paulo: Pini, 2006.

##### Resposta: 280 mil

O custo da obra entre os meses 5 e 8 pode ser obtido identificando-se, na Curva S, o custo acumulado nos respectivos meses e realizando-se a subtração dos valores. Portanto, para o exemplo dado, o custo da obra entre os meses 5 e 8 seria equivalente a 280 mil reais.